<!-- task=m-flutter-operator-console/01_ux_scope_gate plan=0 tag=UX_SCOPE -->

# Code Review Reference - UX_SCOPE

> **[IMPLEMENTING AGENT — READ FIRST] Filling in this file is the mandatory final step of implementation.**
> The task is NOT complete until every implementation-owned section below is filled in.
> Complete the `구현 체크리스트`; the final checklist item is mandatory before saving.
> Fill implementation-owned sections, then stop with active files in place and report ready for review.
> If implementation is blocked by a user-only decision, user-owned external environment prerequisite, or scope conflict, fill `사용자 리뷰 요청` with evidence and stop with active files in place; code-review decides whether to write `USER_REVIEW.md`. Evidence gaps that a follow-up agent can close by rerunning commands or collecting artifacts are normal follow-up issues, not user-review blockers by themselves.
> Finalization (`코드리뷰 결과`, log rename, `complete.log`, archive moves, `코드리뷰 전용 체크리스트`) is review-agent-only, even after compaction/resume.
> Follow the ownership table at the bottom of this file for which sections you own.

## 개요

date=2026-05-31
task=m-flutter-operator-console/01_ux_scope_gate, plan=0, tag=UX_SCOPE

## Roadmap Targets

- Milestone: `agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md`
- Task ids:
  - `scope`: Operator console이 terminal UI가 아니라 dashboard/control surface임을 정의하고 MVP 범위와 비범위를 정리한다.
  - `boundary`: Riverpod/go_router app shell, feature-first 구조, `AltSocketClient`, generated/mapped contracts의 결합 기준을 정리한다.
  - `wireframe-gate`: 후속 `Flutter Operator Console MVP`의 구현 잠금 해제 조건을 화면 wireframe 준비/승인 여부로 정리한다.
- Completion mode: check-on-pass

## 이 파일을 읽는 리뷰 에이전트에게

> **[REVIEW AGENT ONLY]** 아래 종결 절차는 코드리뷰 에이전트 전용이다. 구현 에이전트는 이 섹션을 실행하지 않는다.

각 항목의 구현을 실제 소스 파일과 대조하고, `검증 결과` 섹션의 출력이 코드와 일치하는지 확인하세요.
리뷰 완료는 아래 순서까지 끝난 상태를 의미합니다.

1. 판정을 append한다.
2. `CODE_REVIEW-cloud-G07.md` → `code_review_cloud_G07_N.log`, `PLAN-cloud-G07.md` → `plan_cloud_G07_M.log`로 아카이브한다.
3. PASS이면 `complete.log` 작성 후 active task 디렉터리를 `agent-task/archive/YYYY/MM/m-flutter-operator-console/01_ux_scope_gate/`로 이동한다. WARN/FAIL이면 user-review gate를 확인한 뒤 다음 active plan/review 파일 또는 `USER_REVIEW.md`를 작성한다.
4. PASS이고 task group이 `m-flutter-operator-console`이면 완료 이벤트 메타데이터를 보고한다. roadmap 상태 체크와 `update-roadmap` 호출은 런타임 책임이다.
5. 적용 가능한 `코드리뷰 전용 체크리스트` 항목을 최종 `.log` 위치에서 체크한 뒤 보고한다.

---

## 구현 항목별 완료 여부

| 항목 | 완료 여부 |
|------|---------|
| [UX_SCOPE-1] Scope And Non-Scope | [x] |
| [UX_SCOPE-2] Boundary And Wireframe Gate | [x] |

## 구현 체크리스트

- [x] `flutter-operator-console.md`에서 operator console의 제품 의미, MVP 범위, 비범위를 concise하게 고정하고 `[scope]` 완료 조건을 충족한다.
- [x] `flutter-operator-console.md`에서 Riverpod/go_router, feature-first 구조, `AltSocketClient`, generated/mapped contracts 결합 기준을 정리하고 `[boundary]` 완료 조건을 충족한다.
- [x] `flutter-operator-console.md`와 `flutter-operator-console-mvp.md`에서 wireframe 준비/사용자 승인을 후속 화면 구현 잠금 해제 조건으로 명확히 맞추고 `[wireframe-gate]` 완료 조건을 충족한다.
- [x] 원격 또는 cloud 실행 환경에서 최종 검증 명령을 실행하고 실제 stdout/stderr를 review stub에 기록한다.
- [x] CODE_REVIEW-*-G??.md의 구현 에이전트 소유 섹션을 실제 구현 내용과 검증 출력으로 채운다. 이 항목이 완료되기 전에는 구현이 완료된 것이 아니다.

## 코드리뷰 전용 체크리스트

> **[REVIEW AGENT ONLY]** 이 체크리스트는 코드리뷰 에이전트만 사용한다.
> 구현 에이전트는 이 섹션을 수정하거나 체크하지 않는다.

- [x] `코드리뷰 결과`에 `PASS`, `WARN`, `FAIL` 중 하나의 판정을 append한다.
- [x] 판정과 `차원별 평가`, Required/Suggested/Nit 분류가 서로 일치한다.
- [x] active `CODE_REVIEW-*-G??.md`를 `code_review_cloud_G07_N.log`로 아카이브한다.
- [x] active `PLAN-*-G??.md`를 `plan_cloud_G07_M.log`로 아카이브한다.
- [x] `.gitignore`의 Agent-Ops 관리 block이 `agent-task/**/*.md`와 `agent-task/**/*.log`를 unignore하여 plan/review/archive 산출물이 추적 가능한지 확인한다.
- [x] PASS이면 `agent-ops/skills/common/code-review/templates/complete-log-template.md` 기준으로 `complete.log`를 작성하고 active `.md` 파일을 남기지 않는다.
- [x] PASS이면 active task 디렉터리 `agent-task/m-flutter-operator-console/01_ux_scope_gate/`를 `agent-task/archive/YYYY/MM/m-flutter-operator-console/01_ux_scope_gate/`로 이동하고 최종 archive 경로에서 이 체크리스트를 갱신한다.
- [x] PASS이고 task group이 `m-flutter-operator-console`이면 런타임이 읽을 완료 이벤트 메타데이터를 보고하고, roadmap 수정이나 `update-roadmap` 직접 호출을 하지 않는다.
- [x] PASS split 작업이면 이동 후 빈 active parent `agent-task/m-flutter-operator-console/`를 제거하거나, 남은 sibling/file이 있어 유지했다고 확인한다.
- [ ] WARN/FAIL이고 user-review gate가 트리거되지 않았으면 다음 active `PLAN-cloud-G07.md`와 `CODE_REVIEW-cloud-G07.md`를 작성하고 `complete.log`를 작성하지 않는다.
- [ ] USER_REVIEW이면 `agent-ops/skills/common/code-review/templates/user-review-template.md` 기준으로 `USER_REVIEW.md`를 작성하고 active `PLAN-*.md`, `CODE_REVIEW-*.md`, `complete.log`를 남기지 않는다.
- [ ] USER_REVIEW가 사용자 결정으로 완료/PASS 해소되면 `USER_REVIEW.md`를 해소 상태로 갱신하고 `complete.log`를 작성한 뒤 task directory를 archive로 이동한다.

## 계획 대비 변경 사항

- `flutter-operator-console.md`에는 scope, boundary, wireframe gate를 포함한 UX 계획 산출물 섹션을 추가했다.
- `flutter-operator-console-mvp.md`는 기존 구현 잠금과 확인 필요 항목이 이미 wireframe 승인 gate와 일치해 수정하지 않았다.
- 원격 macOS host의 기본 PATH에는 `rg`가 없어, private testing rule의 실제 checkout 환경인 원격 `code-server` 컨테이너에서 검증 명령을 실행했다.

## 주요 설계 결정

- Operator console은 terminal UI가 아니라 API 서버 중심 dashboard/control surface로 고정했다.
- MVP 화면 범위는 market data 상태, backtest run 요청/상태/result 요약, connection/disconnected 상태 노출로 제한했다.
- Riverpod/go_router/AltSocketClient/generated contracts의 책임을 presentation widget 밖 boundary로 남겼다.
- 후속 Flutter MVP는 headless validation 결과와 wireframe 준비/승인 전까지 잠금을 유지한다.

## 사용자 리뷰 요청

_기본값은 `없음`이다. 구현 중 사용자 결정, 사용자 소유 외부 환경/secret/서비스 준비, 또는 계획 범위 변경 없이는 안전하게 진행할 수 없으면 아래 항목을 실제 내용으로 교체하고, 구현을 중단한 뒤 active 파일을 그대로 둔 채 리뷰를 요청한다. 후속 에이전트가 명령 재실행이나 산출물 수집으로 해소할 수 있는 검증 증거 공백만으로는 사용자 리뷰 요청을 작성하지 않는다._

- 상태: 없음
- 사유 유형: 없음
- 결정 필요: 없음
- 차단 근거: 없음
- 실행한 검증/명령: 없음
- 자동 후속 불가 이유: 없음
- 재개 조건: 없음

## 리뷰어를 위한 체크포인트

- `[scope]`, `[boundary]`, `[wireframe-gate]`만 완료 처리했는지 확인한다.
- 실제 Flutter 화면 구현, chart/form layout, production endpoint 가정이 추가되지 않았는지 확인한다.
- MVP Milestone의 `구현 잠금`이 wireframe 준비/사용자 승인 조건을 유지하는지 확인한다.

## 검증 결과

_구현 에이전트가 각 중간 검증 및 최종 검증 명령 실행 후 출력을 여기에 붙여 넣는다._

필수 규칙:
- 검증 명령은 고정된 계약이다. 임의로 대체하지 않는다.
- 대체가 필요하면 `계획 대비 변경 사항`에 이유와 대체 명령을 기록한다.
- `검증 결과`에는 실제 stdout/stderr를 붙여 넣는다.
- 사용자 리뷰 요청으로 명령을 끝까지 실행하지 못했다면 `사용자 리뷰 요청`에 실행한 명령, 실제 출력, 미실행 명령의 사유를 기록한다.

### UX_SCOPE-1 중간 검증
```bash
$ rg --sort path -n "\\[x\\] \\[scope\\]|dashboard/control surface|terminal UI|실제 Flutter production 화면" agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:10:실제 Flutter 화면 구현에 들어가기 전에 operator console의 의미, headless-first 검증 순서, wireframe gate를 고정한다. 이 Milestone의 console은 terminal UI가 아니라 dashboard/control surface지만, 화면 구현은 terminal/YAML 기반 운영 검증과 wireframe 준비가 끝난 뒤로 미룬다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:24:- dashboard/control surface가 필요한 이유와 아직 구현하지 않을 화면 범위 정의
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:37:- [x] [scope] Operator console이 terminal UI가 아니라 dashboard/control surface임을 정의하고 MVP 범위와 비범위를 정리한다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:48:- Operator console은 terminal UI가 아니라 API 서버를 control plane으로 삼는 dashboard/control surface다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:110:- 실제 Flutter production 화면 구현
```

### UX_SCOPE-2 중간 검증
```bash
$ rg --sort path -n "\\[x\\] \\[(boundary|wireframe-gate)\\]|go_router|Riverpod|AltSocketClient|wireframe|구현 잠금" agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:10:실제 Flutter 화면 구현에 들어가기 전에 operator console의 의미, headless-first 검증 순서, wireframe gate를 고정한다. 이 Milestone의 console은 terminal UI가 아니라 dashboard/control surface지만, 화면 구현은 terminal/YAML 기반 운영 검증과 wireframe 준비가 끝난 뒤로 미룬다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:16:## 구현 잠금
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:28:- Riverpod/go_router app shell과 client integration boundary 기준
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:29:- 화면 MVP로 넘어가기 위한 wireframe 준비/승인 기준
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:35:실화면 구현 전에 operator dashboard가 왜 필요한지, 화면 없이 무엇을 먼저 검증할지, 어떤 조건에서 화면 구현 잠금을 풀지 정의한다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:40:- [x] [boundary] Riverpod/go_router app shell, feature-first 구조, `AltSocketClient`, generated/mapped contracts의 결합 기준을 정리한다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:41:- [x] [wireframe-gate] 후속 `Flutter Operator Console MVP`의 구현 잠금 해제 조건을 화면 wireframe 준비/승인 여부로 정리한다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:51:- 비범위는 production charting 전체, mobile app store 배포, push notification, wireframe 없는 layout 확정, worker 직접 제어, 별도 TypeScript web app이다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:72:- `go_router`는 operator console의 route와 URL 구조를 소유한다. feature widget은 route path 문자열을 직접 흩뿌리지 않는다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:73:- Riverpod은 socket client, connection state, feature state, command submission state를 주입한다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:74:- `AltSocketClient`는 proto-socket connection과 ALT request/response dispatch boundary를 감싼다. Presentation widget은 production endpoint, socket path, generated protobuf detail을 직접 알지 않는다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:76:- app shell, provider boundary, generated contract 연결, headless smoke support는 화면 구현 잠금을 깨는 실화면 구현으로 보지 않는다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:80:- `Flutter Operator Console MVP`의 구현 잠금은 headless validation 결과와 화면 wireframe이 준비된 뒤 해제한다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:102:- 완료 근거: `UX 계획 산출물`에 console scope, headless-first 흐름, 상태 정책, client boundary, wireframe gate, validation handoff가 정리되었고 모든 기능 Task가 체크되었다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:111:- wireframe 없이 dashboard layout, chart, form 흐름을 확정하는 작업
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:120:- 표준선(선택): 운영 기능은 화면보다 headless 검증을 먼저 만든다. Flutter는 feature-first 구조를 따르고, `go_router`는 화면 이동과 URL 구조, Riverpod은 API client/socket state/feature state 주입을 담당한다. Presentation widget은 production endpoint나 socket path를 직접 알지 않는다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md:10:승인된 `Flutter Operator Console UX Plan`과 `Operator Headless Workflow Validation` 결과를 기준으로 Flutter client에 operator dashboard MVP를 구현한다. 화면은 headless 검증으로 확인된 운영 흐름과 준비된 wireframe을 따라가며, terminal UI나 고급 charting이 아니라 반복 운영에 필요한 조회/실행 표면을 우선한다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md:16:## 구현 잠금
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md:21:  - [ ] 화면 wireframe 또는 동등한 화면 정의 산출물이 준비되었고 사용자가 승인했다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md:36:headless 검증과 wireframe 승인을 거친 운영 흐름만 실제 Flutter 화면과 provider 경계로 옮긴다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md:60:- wireframe 승인 없이 실화면을 구현하는 작업
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md:69:- 표준선(선택): `go_router`는 화면 이동/URL 구조, Riverpod은 API client/socket state/feature state 주입을 담당한다. UI는 `AltSocketClient` provider와 generated/mapped contracts boundary를 통해 API만 바라본다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md:70:- 선행 작업: Flutter Operator Console UX Plan, Operator Headless Workflow Validation, wireframe 승인
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md:72:- 확인 필요: headless 검증 완료와 wireframe 승인 전에는 구현 잠금을 유지한다.
```

### 최종 검증
```bash
$ git diff --check -- agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md
(no output; exit 0, executed in remote code-server checkout with `git -c safe.directory=/config/workspace/alt diff --check -- ...`)

$ rg --sort path -n "\\[x\\] \\[(scope|boundary|wireframe-gate)\\]|dashboard/control surface|terminal UI|go_router|Riverpod|AltSocketClient|wireframe|구현 잠금" agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:10:실제 Flutter 화면 구현에 들어가기 전에 operator console의 의미, headless-first 검증 순서, wireframe gate를 고정한다. 이 Milestone의 console은 terminal UI가 아니라 dashboard/control surface지만, 화면 구현은 terminal/YAML 기반 운영 검증과 wireframe 준비가 끝난 뒤로 미룬다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:16:## 구현 잠금
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:24:- dashboard/control surface가 필요한 이유와 아직 구현하지 않을 화면 범위 정의
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:28:- Riverpod/go_router app shell과 client integration boundary 기준
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:29:- 화면 MVP로 넘어가기 위한 wireframe 준비/승인 기준
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:35:실화면 구현 전에 operator dashboard가 왜 필요한지, 화면 없이 무엇을 먼저 검증할지, 어떤 조건에서 화면 구현 잠금을 풀지 정의한다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:37:- [x] [scope] Operator console이 terminal UI가 아니라 dashboard/control surface임을 정의하고 MVP 범위와 비범위를 정리한다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:40:- [x] [boundary] Riverpod/go_router app shell, feature-first 구조, `AltSocketClient`, generated/mapped contracts의 결합 기준을 정리한다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:41:- [x] [wireframe-gate] 후속 `Flutter Operator Console MVP`의 구현 잠금 해제 조건을 화면 wireframe 준비/승인 여부로 정리한다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:48:- Operator console은 terminal UI가 아니라 API 서버를 control plane으로 삼는 dashboard/control surface다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:51:- 비범위는 production charting 전체, mobile app store 배포, push notification, wireframe 없는 layout 확정, worker 직접 제어, 별도 TypeScript web app이다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:72:- `go_router`는 operator console의 route와 URL 구조를 소유한다. feature widget은 route path 문자열을 직접 흩뿌리지 않는다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:73:- Riverpod은 socket client, connection state, feature state, command submission state를 주입한다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:74:- `AltSocketClient`는 proto-socket connection과 ALT request/response dispatch boundary를 감싼다. Presentation widget은 production endpoint, socket path, generated protobuf detail을 직접 알지 않는다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:76:- app shell, provider boundary, generated contract 연결, headless smoke support는 화면 구현 잠금을 깨는 실화면 구현으로 보지 않는다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:80:- `Flutter Operator Console MVP`의 구현 잠금은 headless validation 결과와 화면 wireframe이 준비된 뒤 해제한다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:102:- 완료 근거: `UX 계획 산출물`에 console scope, headless-first 흐름, 상태 정책, client boundary, wireframe gate, validation handoff가 정리되었고 모든 기능 Task가 체크되었다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:111:- wireframe 없이 dashboard layout, chart, form 흐름을 확정하는 작업
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console.md:120:- 표준선(선택): 운영 기능은 화면보다 headless 검증을 먼저 만든다. Flutter는 feature-first 구조를 따르고, `go_router`는 화면 이동과 URL 구조, Riverpod은 API client/socket state/feature state 주입을 담당한다. Presentation widget은 production endpoint나 socket path를 직접 알지 않는다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md:10:승인된 `Flutter Operator Console UX Plan`과 `Operator Headless Workflow Validation` 결과를 기준으로 Flutter client에 operator dashboard MVP를 구현한다. 화면은 headless 검증으로 확인된 운영 흐름과 준비된 wireframe을 따라가며, terminal UI나 고급 charting이 아니라 반복 운영에 필요한 조회/실행 표면을 우선한다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md:16:## 구현 잠금
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md:21:  - [ ] 화면 wireframe 또는 동등한 화면 정의 산출물이 준비되었고 사용자가 승인했다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md:36:headless 검증과 wireframe 승인을 거친 운영 흐름만 실제 Flutter 화면과 provider 경계로 옮긴다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md:60:- wireframe 승인 없이 실화면을 구현하는 작업
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md:69:- 표준선(선택): `go_router`는 화면 이동/URL 구조, Riverpod은 API client/socket state/feature state 주입을 담당한다. UI는 `AltSocketClient` provider와 generated/mapped contracts boundary를 통해 API만 바라본다.
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md:70:- 선행 작업: Flutter Operator Console UX Plan, Operator Headless Workflow Validation, wireframe 승인
agent-roadmap/phase/operator-surface/milestones/flutter-operator-console-mvp.md:72:- 확인 필요: headless 검증 완료와 wireframe 승인 전에는 구현 잠금을 유지한다.
```

---

> **[IMPLEMENTING AGENT — BEFORE SAVING] Have you filled in every implementation-owned section: completion table, implementation checklist, changes from plan, design decisions, and verification output?**
> If anything is blank, go back and fill it in before saving this file.
> Leave review-agent-only sections unchanged.

## 코드리뷰 결과

- 종합 판정: PASS
- 차원별 평가:
  - correctness: Pass
  - completeness: Pass
  - test coverage: Pass
  - API contract: Pass
  - code quality: Pass
  - plan deviation: Pass
  - verification trust: Pass
- 발견된 문제: 없음
- 다음 단계: PASS이므로 `complete.log`를 작성하고 task directory를 archive로 이동한다.
