# Phase: 기반 정렬

## 상태

[완료]

## 목표

ALT가 agent-first monorepo 기준선 위에서 계약, proto-socket session loop, durable worker backbone을 안정적으로 쌓을 수 있게 한다. 이 Phase는 런타임 경계와 반복 가능한 검증 흐름을 먼저 고정해 이후 market data, backtest, client 작업이 뒤집히지 않도록 한다.

## Milestone 흐름

완료된 Milestone은 archive 경로를 가리키고, 검토중, 진행중, 계획 또는 보류 Milestone은 이 Phase 하위 `milestones/` 경로를 가리킨다.
완료, 검토중, 진행중, 계획 순서로 두어 아래로 갈수록 미래 작업에 가까워지게 정렬한다.

- [완료] Workspace Baseline
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/foundation-alignment/milestones/workspace-baseline.md`
  - 요약: agent-ops와 scaffold가 있는 AI-first monorepo 기준선을 마련했다.
- [완료] Contract and Codegen Baseline
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/foundation-alignment/milestones/contract-codegen-baseline.md`
  - 요약: ALT application protobuf 계약과 Go/Dart 생성 흐름을 반복 가능하게 만든다.
- [완료] Socket Session Loop
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/foundation-alignment/milestones/socket-session-loop.md`
  - 요약: proto-socket 기반 API와 Flutter client 사이의 최소 handshake/request-response loop를 닫는다.
- [완료] Persistence and Worker Backbone
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/foundation-alignment/milestones/persistence-worker-backbone.md`
  - 요약: PostgreSQL/Redis 기반의 durable storage와 비동기 worker 실행 기준을 마련한다.

## Phase 경계

- 이 Phase는 monorepo 운영 기준, contracts/codegen, socket session boundary, storage/worker backbone까지만 다룬다.
- 실제 market data import, backtest engine, operator 화면 완성, paper/live trading 구현은 후속 Phase에서 다룬다.
- API는 socket/session boundary를 맡고 worker execution을 직접 소유하지 않는다.

## 완료 리뷰

- 상태: 승인됨
- 요청일: 2026-05-28
- 완료 근거: 하위 Milestone이 모두 `[완료]`로 정리되었고, 마지막 Persistence and Worker Backbone Milestone도 archive 이동까지 완료되었다.
- 리뷰 필요:
  - [x] 사용자가 Phase 완료 결과를 확인했다
  - [x] Phase archive 이동을 승인했다
- 리뷰 코멘트: 2026-05-28 사용자 승인으로 Phase를 완료 처리하고 archive로 이동한다.
