# Phase: Automation Runtime과 Bridge 확장

## 상태

[진행중]

## 목표

Runtime과 Automation 실행 흐름을 공통화하고, agent 설치형 대상과 비설치형 대상의 제어 경로를 분리해 확장한다.
CLI 실행, specialized agent 등록, bootstrap/enrollment, 원격 터미널 브리지를 서로 충돌하지 않는 운영 경로로 정리한다.
현재 제1 목표는 NomadCode가 IOP를 실행 백엔드로 사용할 수 있도록 OpenAI-compatible Responses 기반 workspace agent 실행 계약을 먼저 닫는 것이다.

## Milestone 흐름

완료된 Milestone은 archive 경로를 가리키고, 검토중, 진행중, 계획 또는 보류 Milestone은 이 Phase 하위 `milestones/` 경로를 가리킨다.
완료, 검토중, 진행중, 계획 순서로 두어 아래로 갈수록 미래 작업에 가까워지게 정렬한다.

- [완료] CLI Automation Runtime 안정화
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/automation-runtime-bridge/milestones/cli-automation-runtime-stabilization.md`
  - 요약: one-shot, persistent terminal, opencode SSE, codex exec 계열 CLI 실행 모드와 운영 command 응답을 같은 adapter execution 모델 안에서 안정화했다.

- [완료] Agent Bootstrap과 Domain Agent 등록
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/automation-runtime-bridge/milestones/agent-bootstrap-domain-agent-enrollment.md`
  - 요약: Edge 직접 연결 specialized domain agent 등록을 위한 MVP enrollment 계약과 후속 구현 Milestone 경계를 확정했다.

- [완료] Domain Agent Registry 구현
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/automation-runtime-bridge/milestones/domain-agent-registry-implementation.md`
  - 요약: Edge-side `generic-node`/domain-agent 구분을 config/store, registry/transport, service snapshot에 반영하고 검증을 완료했다.

- [완료] Domain Agent Bootstrap Command 발급
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/automation-runtime-bridge/milestones/domain-agent-bootstrap-command-issue.md`
  - 요약: `iop-edge agent register`가 domain agent record와 Linux bootstrap script 인자를 포함한 one-line command를 발급하고 config roundtrip 검증을 완료했다.

- [완료] IOP 전용 Domain Agent 경로 제거
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/automation-runtime-bridge/milestones/domain-agent-specific-iop-removal.md`
  - 요약: 독립 Control Plane 전환에 맞춰 IOP 활성 코드와 문서에서 전용 agent kind, bootstrap, smoke, 운영 문구를 제거했다.

- [완료] 전역 설계 부채 리팩토링 기반
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/automation-runtime-bridge/milestones/architecture-refactor-foundation.md`
  - 요약: 원격 터미널 브리지와 이후 운영 확장 전에 Edge, Node, Control Plane, Client, proto/config 경계의 설계 부채를 정리했고, 잔여 리스크는 후속 선행 안정화 마일스톤으로 넘겼다.

- [완료] OpenAI Responses Input Surface
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/automation-runtime-bridge/milestones/openai-responses-input-surface.md`
  - 요약: Edge OpenAI-compatible 입력 표면에 non-streaming `POST /v1/responses`, metadata 전달 계약, response subset, `iop-edge smoke openai` Responses 검증을 추가하고 실제 Edge/Node/fake Ollama smoke evidence를 확보했다.

- [폐기] Specialized Agent proto-socket 연결 기반
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/automation-runtime-bridge/milestones/specialized-agent-proto-socket-foundation.md`
  - 요약: domain agent가 독립형 실행 방식으로 전환될 예정이므로 Edge 직접 proto-socket specialized peer 기준의 연결 기반 정리는 폐기한다.

- [폐기] Domain Agent Registration Online Smoke
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/automation-runtime-bridge/milestones/domain-agent-registration-online-smoke.md`
  - 요약: 독립형 실행 방식으로 전환될 예정이므로 Edge 직접 registration online smoke는 폐기한다.

- [폐기] Domain Agent Registration Unlock Handoff
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/automation-runtime-bridge/milestones/domain-agent-registration-unlock-handoff.md`
  - 요약: 독립형 실행 전환으로 Edge 직접 등록 흐름 잠금 해제 handoff가 필요 없어져 폐기한다.

- [폐기] Domain Agent Message Boundary
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/automation-runtime-bridge/milestones/domain-agent-message-boundary.md`
  - 요약: 독립형 실행 전환으로 Edge 직접 domain payload boundary 정리가 현재 범위에서 필요 없어져 폐기한다.

- [완료] 워크스페이스 포트/환경 표준화
  - 경로: `agent-roadmap/phase/automation-runtime-bridge/milestones/workspace-port-env-standardization.md`
  - 요약: Control Plane, Edge, Node, Client, OpenAI-compatible, A2A, wire, metrics, DB/cache 포트를 workspace 공통 대역으로 정렬한다.

- [완료] 브리지 선행 경계 안정화
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/automation-runtime-bridge/milestones/bridge-boundary-hardening.md`
  - 요약: 원격 터미널 브리지 POC 전에 남은 호환성/소유권 리스크를 Client HTTP lifecycle, Edge run surface, Node terminal core, typed adapter config 계약으로 고정한다.

- [완료] Codex App Server 스트리밍 전환
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/automation-runtime-bridge/milestones/codex-app-server-streaming-migration.md`
  - 요약: Codex CLI target의 기본 `codex` profile을 app-server 기반으로 전환하고 실제 `codex` foreground/background smoke와 app-server session lifecycle 검증을 완료했다.

- [진행중] OpenAI Workspace Agent Execution Contract
  - 경로: `agent-roadmap/phase/automation-runtime-bridge/milestones/openai-workspace-agent-execution-contract.md`
  - 요약: NomadCode가 IOP CLI를 직접 실행하지 않고 IOP Edge OpenAI-compatible HTTP 호출의 `metadata.workspace`와 task/source metadata만으로 내부 workspace-bound agent target이 해당 checkout에서 산출물을 만들 수 있게 하는 최우선 contract/serving hardening 작업이다.

- [계획] 원격 터미널 브리지 POC
  - 경로: `agent-roadmap/phase/automation-runtime-bridge/milestones/remote-terminal-bridge-poc.md`
  - 요약: Agent를 설치하기 어려운 host/device를 위해 Edge broker와 Node terminal transport 기반 원격 터미널 브리지 POC를 만든다.

## Phase 경계

- OpenAI-compatible API와 A2A API에 terminal 제어 기능을 억지로 싣지 않는다.
- Edge는 실행 요청의 broker 역할을 하고, Node는 대상 transport 실행자 역할을 유지한다.
- 설치 가능한 대상은 bootstrap/enrollment 경로로, 설치가 어렵거나 일회성 유지보수 대상은 remote terminal bridge 경로로 구분한다.
- OpenAI-compatible Responses 표면은 외부 모델 호출 호환을 위한 입력 표면이며, IOP 고유 운영 제어는 native protocol이나 명시 운영 API로 분리한다.
- NomadCode 지원을 위한 `metadata.workspace` 실행 계약은 provider 확장, Lemonade 추가, remote terminal bridge보다 먼저 닫는다.
