# Complete - m-agent-readable-repository-refactor/02_config_modules

## 완료 일시

2026-07-17T08:26:01Z

## 요약

Config 타입, load/default, normalization, validation을 동일 package의 책임별 파일로 분해하고 동작·계약 보존을 확인한 첫 번째 리뷰 루프 최종 판정 PASS.

## 루프 이력

| Plan | Review | Verdict | 메모 |
|------|--------|---------|------|
| `plan_local_G06_0.log` | `code_review_local_G06_0.log` | PASS | 기존 70개 AST 선언 동일성, config/소비자 테스트, Edge–Node 실행 경로를 확인했다. |

## 구현/정리 내용

- `packages/go/config/config.go`의 Node/Edge/provider/adapter 타입을 `node_types.go`, `edge_types.go`, `provider_types.go`, `adapter_types.go`로 분리했다.
- Node/Edge load와 defaults를 `load.go`, adapter normalization을 `normalize.go`, config validation을 `validate.go`로 분리했다.
- exported identifier, 함수 signature, struct tag, load/default/normalization/validation 순서와 오류 문자열을 보존했다.
- readability baseline의 `LoadEdge`, `normalizeAdapters`, `CheckProviderLegacyConflict` 경로를 새 책임 파일로 옮겼다.
- 리뷰 중 `OpenAIPrincipalTokenConf.PrincipalAlias`의 raw struct tag 공백 드리프트를 기존 문자열로 복원했다.

## 최종 검증

- `gofmt -d packages/go/config/*.go` - PASS; 출력 없음.
- `GOCACHE=/tmp/iop-go-cache go test -count=1 ./packages/go/config` - PASS; `ok iop/packages/go/config`.
- `GOCACHE=/tmp/iop-go-cache go test -count=1 ./packages/go/config -run 'TestLoad|TestEdgeRefresh|TestCLIProfile|TestCompletionMarker'` - PASS.
- `GOCACHE=/tmp/iop-go-cache go test -count=1 ./packages/go/config -run 'Provider|ModelCatalog|Normalize|PrincipalToken|LongContext'` - PASS.
- `GOCACHE=/tmp/iop-go-cache go test -count=1 ./packages/go/... ./apps/edge/internal/configrefresh ./apps/edge/internal/node ./apps/node/internal/adapters` - PASS.
- `make readability-audit` - PASS at implementation time; review rerun은 동시 진행 중인 `03_service_node_modules`의 `apps/edge/internal/service/run_submit.go` baseline 경로 미갱신으로 BLOCKED였으며 audit가 보고한 신규 위반은 이 리뷰 대상 밖의 해당 파일 하나다.
- `git diff --check` - PASS.
- `HEAD` 단일 파일과 현재 분해 파일의 주석 제외 AST declaration 비교 - PASS; `AST declarations identical: 70 declarations`.
- `e2e-smoke` `mode=bin-diagnostic`, 임시 config - PASS; `/nodes`, 같은 session 메시지 2회 sent/start/message/complete, node-local/edge-rendered payload 동일성, `/capabilities`, `/transport`, `/sessions`를 확인했다.

## Roadmap Completion

- Milestone: `agent-roadmap/phase/automation-runtime-bridge/milestones/agent-readable-repository-refactor.md`
- Milestone link: [Milestone 문서](agent-roadmap/phase/automation-runtime-bridge/milestones/agent-readable-repository-refactor.md)
- Completed task ids:
  - `config-modules`: PASS; evidence=`agent-task/archive/2026/07/m-agent-readable-repository-refactor/02_config_modules/plan_local_G06_0.log`, `agent-task/archive/2026/07/m-agent-readable-repository-refactor/02_config_modules/code_review_local_G06_0.log`; verification=`GOCACHE=/tmp/iop-go-cache go test -count=1 ./packages/go/config`, config 소비자 테스트, AST declaration 비교, Edge–Node bin-diagnostic
- Not completed task ids: 없음

## 잔여 Nit

- 없음

## 후속 작업

- 없음
