# Complete - m-control-plane-client/02+01_client_lifecycle_ui

## 완료 일시

2026-06-02

## 요약

Client lifecycle UI 작업을 2회 리뷰 루프로 완료. 최종 판정 PASS.

## 루프 이력

| Plan | Review | Verdict | 메모 |
|------|--------|---------|------|
| `plan_cloud_G07_0.log` | `code_review_cloud_G07_0.log` | FAIL | selected edge stale state와 DropdownButton value/items 불일치 가능성, refresh lifecycle test 누락으로 follow-up 생성 |
| `plan_cloud_G07_1.log` | `code_review_cloud_G07_1.log` | PASS | selected edge 정규화, panel dropdown guard, refresh lifecycle widget test 추가 완료 |

## 구현/정리 내용

- Control Plane HTTP status repository와 Edges/Nodes/Execution lifecycle panels를 Client app shell에 연결했다.
- `/edges`, `/edges/{id}/status`, `/edges/{id}/events` 조회 결과를 UI state와 `IopConsoleShell` slots에 주입했다.
- `/edges` refresh 후 선택 edge가 사라지는 경우 `_selectedEdgeId`를 현재 registry 기준으로 정규화하고, stale status/event cache를 정리한다.
- Nodes/Execution panels에서 dropdown value가 edge item 목록 밖으로 벗어나도 assertion이 나지 않도록 fallback guard를 추가했다.
- widget tests에 Edge/Node/Event 표시와 selected edge disappearance refresh scenario를 추가했다.

## 최종 검증

- `cd apps/client && flutter test` - PASS; `00:01 +15: All tests passed!`

## Roadmap Completion

- Milestone: `agent-roadmap/phase/control-plane-portal-ops/milestones/control-plane-client.md`
- Completed task ids:
  - `client-status`: PASS; evidence=`plan_cloud_G07_1.log`, `code_review_cloud_G07_1.log`; verification=`cd apps/client && flutter test`
  - `client-via-cp`: PASS; evidence=`plan_cloud_G07_1.log`, `code_review_cloud_G07_1.log`; verification=`cd apps/client && flutter test`
- Not completed task ids: 없음

## 잔여 Nit

- 없음

## 후속 작업

- 없음
