# Complete - m-edge-model-group-queue-scheduling/04+01,02,03_regression_evidence

완료일: 2026-06-16

## 요약

`edge-model-group-queue-scheduling` milestone의 `verification` task에 대해 01, 02, 03 선행 subtask 완료 근거를 확인하고 queue regression evidence를 보강했다. 세 번째 리뷰 라운드(G08)에서 full-cycle edge/node dev evidence, `/status` command evidence, repo-local `scratch/` cleanup, 최종 검증 재실행이 모두 확인되어 PASS로 종료한다.

제품 코드 변경은 없으며, 이번 완료는 회귀 증거 보강과 task artifact 정리에 한정된다.

## 리뷰 루프

| 순서 | Plan | Review | 판정 | 요약 |
|------|------|--------|------|------|
| 1 | `plan_cloud_G06_0.log` | `code_review_cloud_G06_0.log` | FAIL | full-cycle `scripts/dev/edge.sh` + `scripts/dev/node.sh` user-flow evidence가 없어 추가 증거 수집 필요. |
| 2 | `plan_cloud_G07_1.log` | `code_review_cloud_G07_1.log` | FAIL | `/status` 입력/응답 evidence가 누락되었고 repo-local `scratch/` artifact가 남아 정리 필요. |
| 3 | `plan_cloud_G08_2.log` | `code_review_cloud_G08_2.log` | PASS | `/status` unsupported/error response와 node `NODE_COMMAND_TYPE_USAGE_STATUS` request를 기록했고 `scratch/` cleanup 및 최종 검증을 재확인함. |

## 완료 내용

- 01, 02, 03 선행 subtask archive의 `complete.log`와 review verdict를 확인했다.
- queue regression 범위의 surface snapshot, node queue simplify, edge queue service completion evidence를 연결해 회귀 증거를 정리했다.
- `scripts/dev/edge.sh`와 `scripts/dev/node.sh` full-cycle transcript에 `/nodes`, `/capabilities`, `/transport`, 일반 prompt, `/session`, background run, `/status`, `/sessions`, `/terminate-session`, `/exit` 흐름을 기록했다.
- `/status`는 fake cli target에서 unsupported error로 응답했으며, node 로그에 `NODE_COMMAND_TYPE_USAGE_STATUS` command request가 남는 것을 evidence로 기록했다.
- repo-local `scratch/` 산출물을 제거하고 `git status --short -- scratch` 빈 출력을 확인했다.

## 최종 검증

```text
$ go test -count=1 ./apps/edge/... ./apps/node/...
PASS

$ ./scripts/e2e-smoke.sh
[e2e] Auxiliary smoke test PASSED.

$ ./scripts/e2e-openai-ollama.sh
[openai-ollama] OpenAI-compatible Ollama serving test PASSED.

$ git status --short -- scratch
(empty output)

$ git diff --check
(empty output)
```

## Roadmap Completion

- Milestone: `agent-roadmap/phase/inference-provider-extension/milestones/edge-model-group-queue-scheduling.md`
- Completed task ids: `verification`
- Evidence:
  - `agent-task/archive/2026/06/m-edge-model-group-queue-scheduling/04+01,02,03_regression_evidence/plan_cloud_G08_2.log`
  - `agent-task/archive/2026/06/m-edge-model-group-queue-scheduling/04+01,02,03_regression_evidence/code_review_cloud_G08_2.log`
  - `agent-task/archive/2026/06/m-edge-model-group-queue-scheduling/04+01,02,03_regression_evidence/complete.log`
- Not completed task ids: 없음

## 잔여 Nit

없음.

## 후속 작업

없음.

## m-* Runtime Completion Metadata

- origin-task: `agent-task/m-edge-model-group-queue-scheduling/04+01,02,03_regression_evidence`
- task-group: `m-edge-model-group-queue-scheduling`
- milestone-slug: `edge-model-group-queue-scheduling`
- archive-path: `agent-task/archive/2026/06/m-edge-model-group-queue-scheduling/04+01,02,03_regression_evidence`
- complete-log: `agent-task/archive/2026/06/m-edge-model-group-queue-scheduling/04+01,02,03_regression_evidence/complete.log`
- final-plan-log: `agent-task/archive/2026/06/m-edge-model-group-queue-scheduling/04+01,02,03_regression_evidence/plan_cloud_G08_2.log`
- final-review-log: `agent-task/archive/2026/06/m-edge-model-group-queue-scheduling/04+01,02,03_regression_evidence/code_review_cloud_G08_2.log`
- roadmap-completion: `verification`
