# Complete - m-agent-readable-repository-refactor/03_service_node_modules

## 완료 일시

2026-07-17

## 요약

Edge service와 Node runtime의 책임 중심 same-package 파일 분해를 1회 plan/review 루프로 완료했으며 최종 판정은 PASS다.

## 루프 이력

| Plan | Review | Verdict | 메모 |
|------|--------|---------|------|
| `plan_cloud_G08_0.log` | `code_review_cloud_G08_0.log` | PASS | 기존 monolith 선언·함수 본문 보존, 격리 회귀 테스트, readability ratchet, 실제 Edge–Node bin-diagnostic 통과 |

## 구현/정리 내용

- Edge `run_dispatch.go`를 run types/submit/wire, provider resolution/pool/tunnel, cancel 책임 파일로 분해했다.
- Edge `model_queue.go`를 queue types/admission/release/snapshot 책임 파일로 분해하고 lock, queue, release, long-context slot 동작을 보존했다.
- Node `node.go`는 `Node`와 `New` 중심으로 축소하고 run/tunnel/cancel/config-refresh/command/runtime-sink handler를 책임 파일로 분해했다.
- readability read-set과 baseline의 삭제 경로, 이동 함수 경로, LOC 합계를 현재 파일 구조에 맞게 갱신했다.

## 최종 검증

- `gofmt -d apps/edge/internal/service/*.go apps/node/internal/node/*.go` - PASS; 격리된 선택 작업 상태에서 출력 없음.
- `GOCACHE=/tmp/iop-go-cache go test -count=1 ./apps/edge/internal/service ./apps/node/internal/node` - PASS; `ok iop/apps/edge/internal/service`, `ok iop/apps/node/internal/node`.
- `GOCACHE=/tmp/iop-go-cache go test -count=1 ./apps/edge/... ./apps/node/...` - PASS; active sibling `openai_compat` WIP를 제외하고 해당 패키지만 HEAD 상태로 복원한 격리 복사본에서 전체 Edge/Node package 통과.
- `GIT_DIR=/config/workspace/iop/.git GIT_WORK_TREE=/config/workspace/iop-review-03.C5HsgW make readability-audit` - PASS; `RATCHET OK`, 382 files, 108707 LOC, 3186 functions, 199 violations.
- `git diff --check` - PASS; 출력 없음.
- `jq empty scripts/readability_baseline.json scripts/readability_read_sets.json` - PASS; JSON 구문 정상.
- `scripts/dev/edge.sh` + `scripts/dev/node.sh` bin-diagnostic - PASS; 임시 config와 deterministic `/bin/cat` CLI profile로 register, `/nodes`, 동일 session foreground message 2회 sent/start/message/complete 및 node-local payload 동일성, background run, `/capabilities`, `/transport`, `/sessions`, `/status` explicit unsupported, `/terminate-session`, disconnect 확인.

## Roadmap Completion

- Milestone: `agent-roadmap/phase/automation-runtime-bridge/milestones/agent-readable-repository-refactor.md`
- Milestone link: [Milestone 문서](agent-roadmap/phase/automation-runtime-bridge/milestones/agent-readable-repository-refactor.md)
- Completed task ids:
  - `service-node-modules`: PASS; evidence=`agent-task/archive/2026/07/m-agent-readable-repository-refactor/03_service_node_modules/plan_cloud_G08_0.log`, `agent-task/archive/2026/07/m-agent-readable-repository-refactor/03_service_node_modules/code_review_cloud_G08_0.log`; verification=`GOCACHE=/tmp/iop-go-cache go test -count=1 ./apps/edge/... ./apps/node/...`, `make readability-audit`, reviewer Edge–Node bin-diagnostic
- Not completed task ids: 없음

## 잔여 Nit

- 없음

## 후속 작업

- 없음
