---
name: create-roadmap
version: 1.19.0
description: AI-first 개인/소규모 프로젝트의 전체 목표, Phase scaffold, Phase 하위 Milestone 문서, 전역 priority-queue.md 실행 순서 문서, 로컬 current.md 활성 Phase/Milestone 창, archive Phase scaffold를 처음 생성하고, agent-ui 코드 동기화 Milestone의 완료 리뷰 상태 반영 항목을 포함하는 공통 스킬
---

# 로드맵 생성

## 목적

`agent-roadmap/` 하위에 `Roadmap -> priority-queue -> Phase -> Milestone` 기반 한국어 로드맵 구조를 처음 생성한다.
전체 로드맵은 전체 방향과 Phase index만 담당하고, 일반 작업에서는 브랜치별 로컬 `current.md`의 활성 Phase/Milestone 링크와 관련 문서만 읽도록 만든다.
`priority-queue.md`는 Phase를 가로지르는 실행 순서만 담당한다.
Milestone은 구현 계획이 아니라 방향성, 범위, 위험, 확인 필요 사항을 기록하는 협업 문서다.
Epic과 Task는 별도 파일로 분리하지 않고 Milestone 문서의 `기능` 안에서 관리한다. 별도 `완료 기준` 섹션은 만들지 않고, 검증이 필요한 기능에만 같은 Task 안의 `검증:` 문구로 통합한다.

## 언제 호출할지

- 프로젝트에 파일 기반 로드맵을 처음 만들 때
- 사용자가 "로드맵 만들어줘", "마일스톤 설계해줘", "goal/phase 구조 잡아줘"라고 요청할 때
- 기존 README나 메모에 흩어진 계획을 `agent-roadmap/` 구조로 분리할 때

## 입력

- `overall-goal`: 프로젝트 전체 목표 한 줄 또는 짧은 문단 (선택, 없으면 README와 현재 구조에서 추론)
- `phase-hints`: 예상 Phase 목록 또는 단계 힌트 (선택)
- `milestone-hints`: 예상 Milestone 목록 또는 기능 힌트 (선택)
- `active-phases`: 현재 열어둘 Phase 목록 (선택, 없으면 현재 구현 상태와 요청에서 추론)
- `active-milestones`: 현재 열어둘 Milestone 목록 (선택, 없으면 현재 구현 상태와 요청에서 추론)

## 생성 구조

```text
agent-roadmap/
    ROADMAP.md
    priority-queue.md
    current.md  # local, git ignored
    phase/
      <phase-slug>/
        PHASE.md
        milestones/
          <milestone-slug>.md
    sdd/
      <phase-slug>/
        <milestone-slug>/
          SDD.md
          USER_REVIEW.md
    archive/
      phase/
        <phase-slug>/
          PHASE.md
          milestones/
            <milestone-slug>.md
      sdd/
        <phase-slug>/
          <milestone-slug>/
            SDD.md
```

| 파일 | 역할 |
|------|------|
| `agent-roadmap/ROADMAP.md` | 전체 목표와 Phase 흐름만 담는 최상위 지도. 로드맵 생성/갱신/Phase 전환 때만 읽는다 |
| `agent-roadmap/priority-queue.md` | Phase를 가로지르는 Milestone 실행 순서만 담는 순서 전용 문서 |
| `agent-roadmap/current.md` | 활성 Phase와 활성 Milestone 후보, 선택 규칙을 담는 브랜치별 로컬 포인터 |
| `agent-roadmap/phase/<phase-slug>/PHASE.md` | Phase 목표, 상태, Milestone 흐름, Phase 경계를 담는 문서 |
| `agent-roadmap/phase/<phase-slug>/milestones/<milestone-slug>.md` | 일반 작업 시 읽는 Milestone 단위 목표, 스케치 승격 조건, 구현 잠금, 범위, 기능 Epic/Task 체크리스트, 범위 제외 항목 |
| `agent-roadmap/sdd/<phase-slug>/<milestone-slug>/SDD.md` | 큰 Milestone의 source of truth, 상태 전이, interface, acceptance scenario, evidence map을 담는 설계 게이트 |
| `agent-roadmap/sdd/<phase-slug>/<milestone-slug>/USER_REVIEW.md` | SDD에서 에이전트가 확정할 수 없는 결정 항목이 있을 때 열리는 파일 기반 리뷰 gate |
| `agent-roadmap/archive/phase/<phase-slug>/...` | 완료 또는 폐기되어 현재 후보에서 제외한 과거 Phase/Milestone. 일반 작업에서는 읽지 않는다 |
| `agent-roadmap/archive/sdd/<phase-slug>/<milestone-slug>/...` | 완료 또는 폐기된 Milestone의 SDD 스냅샷과 해결된 사용자 리뷰 로그 |

## 템플릿

- `ROADMAP.md`는 `agent-ops/skills/common/_templates/roadmap-template.md` 형식을 따른다.
- `priority-queue.md`는 `agent-ops/skills/common/_templates/roadmap-priority-queue-template.md` 형식을 따른다.
- `current.md`는 `agent-ops/skills/common/_templates/roadmap-current-template.md` 형식을 따른다.
- `PHASE.md`는 `agent-ops/skills/common/_templates/roadmap-phase-template.md` 형식을 따른다.
- Milestone 문서는 `agent-ops/skills/common/_templates/roadmap-milestone-template.md` 형식을 따른다.
- SDD 본문은 `agent-ops/skills/common/_templates/roadmap-sdd-template.md` 형식을 따른다.
- SDD 사용자 리뷰는 `agent-ops/skills/common/_templates/roadmap-sdd-user-review-template.md` 형식을 따른다.
- `ROADMAP.md`에는 Milestone 상세 체크리스트를 넣지 않는다.
- `priority-queue.md`는 순서 전용 문서이며, Milestone 제목 링크와 식별용 한 줄 설명만 둔다.
- `current.md`는 git 추적 대상이 아니며, 예시 파일을 `agent-roadmap/`에 따로 만들지 않는다.
- `current.md`는 활성 Phase/Milestone 후보만 담고, 개인별 현재 작업 위치나 완료 상태를 적지 않는다.
- archive 경로는 `current.md`의 활성 항목에 넣지 않는다.

## 작성 규칙

- 기본 작성 언어는 한국어다.
- 상태 표기는 `[스케치]`, `[계획]`, `[진행중]`, `[검토중]`, `[완료]`, `[보류]`, `[폐기]` 중 하나만 사용한다.
- `[스케치]`는 방향성, 문제의식, 후보 범위, 미정 질문을 기록하는 컨셉 상태다. 구현 가능한 계획이 아니므로 구현 계획 생성 대상이 아니다.
- `[계획]`은 목표, 범위, 기능 Task, 구현 잠금, 결정 필요 항목이 문서화되어 잠금 해제 후 구현 계획을 만들 수 있는 상태다.
- Phase와 Milestone 이름, 파일명에는 `1`, `2`, `M01`, `P1` 같은 순번을 붙이지 않는다.
- Phase 흐름은 실행 순서가 아니라 도메인/책임 영역의 구조적 지도다.
- Phase를 가로지르는 실제 실행 순서는 `priority-queue.md`의 위에서 아래 순서로 표현한다.
- `priority-queue.md`에는 상태, 목표, 범위, 잠금, 기능, 완료 근거, 의존성 필드를 복제하지 않는다.
- 실행 후보가 없더라도 `priority-queue.md` 파일과 `실행 순서` 섹션은 생성한다.
- Phase 파일명은 `agent-roadmap/phase/<phase-slug>/PHASE.md`로 만든다.
- Milestone 파일명은 `agent-roadmap/phase/<phase-slug>/milestones/<milestone-slug>.md`로 만든다.
- `<phase-slug>`와 `<milestone-slug>`는 소문자 영문, 숫자, 하이픈만 사용하고, 공백/언더스코어/순번 prefix를 넣지 않는다.
- 중간에 Phase나 Milestone을 끼워 넣을 수 있도록 기존 항목의 이름과 파일명을 불필요하게 바꾸지 않는다.
- 로드맵 문서 안에서 다른 로드맵 문서, SDD, `USER_REVIEW.md`, archive 문서를 가리킬 때는 raw path만 쓰지 말고 `[표시 제목](상대경로)` Markdown 링크로 쓴다.
- 문서 안의 링크 target은 링크를 작성하는 Markdown 파일 위치 기준 상대경로로 쓴다. 예: `ROADMAP.md`와 `current.md`에서는 `[PHASE.md](phase/<phase-slug>/PHASE.md)`, Phase 문서에서는 `[Milestone](milestones/<milestone-slug>.md)`, Milestone 문서에서는 `[ROADMAP.md](../../../ROADMAP.md)`와 `[PHASE.md](../PHASE.md)`를 쓴다.
- `경로:`, `Phase:`, `Milestone:`, `SDD 문서:` 같은 필드명을 유지해야 해도 값은 `경로: [PHASE.md](phase/<phase-slug>/PHASE.md)`처럼 링크로 작성한다.
- 실제 생성한 로드맵 문서에는 `<phase-slug>`, `<milestone-slug>`, `<relative-...>` 같은 placeholder가 들어간 링크 target을 남기지 않는다. 템플릿 placeholder는 실제 파일 위치 기준 상대경로 또는 `없음`으로 치환한다.
- 코드 경로, 명령 입력, `.agent-roadmap-sync/locks.yaml`의 machine-readable identity는 raw 값이 필요하면 유지할 수 있지만, 사용자에게 보여주는 문서 포인터에는 Markdown 링크를 함께 둔다.

## Milestone 작성 규칙

- Milestone 기본 섹션은 `위치`, `목표`, `상태`, `구현 잠금`, `범위`, `기능`, `완료 리뷰`, `범위 제외`, `작업 컨텍스트`다.
- `승격 조건`은 `[스케치]` Milestone에서 필수다. `[계획]` 이상 상태에서는 섹션을 생략하거나 `- 없음`으로 둘 수 있다.
- `[스케치]` Milestone은 `승격 조건`을 체크리스트로 작성하고, `[계획]`으로 전환하기 위해 필요한 정의, 결정, 경계, 후속 구현 Milestone 후보를 적는다.
- 새 Milestone은 에이전트가 확정할 수 없는 제품 방향, 범위, 우선순위, 책임 경계가 남아 있으면 `구현 잠금`을 `잠금`으로 둔다.
- 새 `[스케치]` Milestone은 `구현 잠금`을 `잠금`으로 둔다.
- Milestone 전체에서 에이전트가 확정할 수 없는 결정 항목이 더 이상 없고 에이전트가 표준선에 따라 실행하면 되는 상태라면 `해제`로 둔다.
- `구현 잠금`에는 상태, SDD 필요 여부, 잠금 해제 조건, `결정 필요` 체크리스트를 적는다. 결정할 항목이 없으면 `결정 필요: 없음`으로 적는다.
- SDD가 필요한 기준: cross-repo 계약, 외부 provider 쓰기, 상태 머신/lifecycle, idempotency/retry/identity map, API/proto/config/env/schema 변경, field smoke, 사용자 승인 gate 영향.
- SDD가 불필요한 기준: 단일 repo 내부의 작은 리팩터링, 문서 정리, 테스트 보강, 작은 UI 보강, Milestone Task `검증:`만으로 닫히는 작업.
- SDD가 필요한 Milestone은 `SDD 문서` 값을 해당 Milestone 파일 위치 기준 `[SDD.md](../../../sdd/<phase-slug>/<milestone-slug>/SDD.md)` Markdown 링크로 적고, SDD 잠금이 해제될 때까지 `구현 잠금`을 `잠금`으로 둔다.
- 로드맵 생성 흐름에서 SDD가 필요한 신규 Milestone은 SDD 문서 링크만 남기지 않고 해당 파일에 SDD 초안을 만든다.
- 새 Milestone이 다른 프로젝트 Milestone 완료 전까지 잠겨야 하면 `구현 잠금`을 `잠금`으로 두고 프로젝트 상위 `.agent-roadmap-sync/locks.yaml`에 entry를 만든다. 의존 대상 확정과 entry 형식은 `update-roadmap`의 프로젝트 간 잠금 규칙을 따른다.
- `기능`은 Epic heading과 Task 체크리스트로 작성한다.
- Epic heading은 `### Epic: [epic-id] <이름>` 형식으로 작성한다.
- Task는 `- [ ] [item-id] 설명` 형식으로 작성한다.
- epic-id와 item-id는 공백 없는 짧은 ASCII 토큰이며, 해당 Milestone 안에서만 유일하면 된다.
- 검증이 필요한 Task에만 같은 항목 안에 `검증: <명령/확인 방법/기대 결과>`를 붙인다. 검증이 필요 없는 기능에는 억지 검증을 붙이지 않는다.
- `완료 리뷰`는 새 Milestone에서는 `상태: 없음`, `요청일: 없음`으로 두고, 모든 기능 Task와 Task 안에 명시된 검증이 충족되고 `구현 잠금`이 해제된 뒤 에이전트/런타임 완료 근거를 기록할 때 갱신한다. 에이전트가 확정할 수 없는 결정 항목은 완료 리뷰가 아니라 `구현 잠금 > 결정 필요` 또는 SDD `USER_REVIEW.md`로 분리한다.
- `agent-ui 상태 반영` 항목은 모든 신규 Milestone의 `완료 리뷰`에 두고 기본값은 `해당 없음`으로 적는다.
- `sync-agent-ui`의 `milestone-required` 코드 작업 라우팅으로 생성/갱신하는 Milestone, 또는 사용자가 Milestone 종료 검토에서 agent-ui 구현 상태 반영을 명시한 Milestone만 `agent-ui 상태 반영: 대기`로 둔다.
- `대기` Milestone은 종료 검토에서 최종 검증과 code evidence가 확인된 agent-ui view/component/frame만 `구현됨`으로 반영한다.
- `범위`, `범위 제외`, `작업 컨텍스트`는 설명 목록으로 작성하고, 실행해야 할 작업을 이 섹션에 숨기지 않는다.

## 먼저 확인할 것

- [ ] `agent-roadmap/ROADMAP.md` 또는 로컬 `agent-roadmap/current.md`가 이미 존재하는지 확인
- [ ] 이미 존재하면 덮어쓰지 말고 `update-roadmap` 스킬 사용을 안내
- [ ] `README.md`, `agent-ops/GUIDE.md`, `agent-ops/rules/project/rules.md` 등 프로젝트 방향을 설명하는 문서를 확인
- [ ] `rg --files`로 현재 프로젝트의 주요 구조를 가볍게 확인
- [ ] `roadmap-template.md`, `roadmap-priority-queue-template.md`, `roadmap-current-template.md`, `roadmap-phase-template.md`, `roadmap-milestone-template.md`를 읽어 최신 형식 확인
- [ ] SDD가 필요한 Milestone 후보가 있으면 `agent-ops/skills/common/roadmap-sdd/SKILL.md`, `roadmap-sdd-template.md`, `roadmap-sdd-user-review-template.md`를 읽어 최신 절차와 형식 확인
- [ ] `agent-ops/rules/common/rules.md`가 로드맵 디렉터리 존재 시 `agent-ops/rules/common/rules-roadmap.md`를 읽도록 라우팅하는지 확인

## 실행 절차

1. **기존 로드맵 확인**
   - `agent-roadmap/` 하위 기존 파일 존재 여부를 확인한다.
   - 기존 로드맵이 있으면 새로 만들지 않고 `update-roadmap`을 사용하도록 안내한다.

2. **프로젝트 방향 분석**
   - README와 프로젝트 규칙에서 대상 사용자, 해결하려는 문제, 현재 구현 상태를 파악한다.
   - 전체 코드를 정독하지 않는다. 로드맵 설계에 필요한 문서와 상위 구조만 확인한다.
   - 불확실한 제품 방향은 단정하지 않고 "가정" 또는 `<!-- TODO: 확인 필요 -->`로 남긴다.

3. **목표 / Phase / Milestone 설계**
   - 전체 목표는 프로젝트가 궁극적으로 만들려는 결과를 1~3문장으로 작성한다.
   - Phase는 큰 진화 단위로 나누고, 각 Phase에 목표와 상태를 둔다.
   - Milestone은 Phase 안에서 완료 판단이 가능한 단위로 나눈다.
   - Milestone 내부에서 여러 기능 묶음이 필요하면 Epic으로 선언하고, Epic 아래 flat Task 체크리스트를 둔다.

4. **파일 생성**
   - `ROADMAP.md`, `priority-queue.md`, 로컬 `current.md`, 각 Phase의 `PHASE.md`, 각 Milestone 문서를 템플릿 순서대로 생성한다.
   - `ROADMAP.md` 최상단에는 `priority-queue.md`를 먼저 확인하도록 `고정 실행 순서` 섹션을 둔다.
   - `priority-queue.md`에는 Phase를 가로지르는 실행 후보 Milestone을 위에서 아래 순서로 둔다. 후보가 없으면 `실행 순서` 섹션만 비워 둔다.
   - 활성 Phase와 활성 Milestone은 `current.md`에 모두 기록한다.
   - `.gitignore`의 Agent-Ops 관리 block에 `agent-roadmap/current.md`가 있는지 확인하고 없으면 추가한다.
   - `ROADMAP.md`의 Phase 흐름에는 완료/검토중/진행중/계획/스케치 Phase 모두를 상태 그룹별로 정리한다. 이 순서는 실행 우선순위가 아니며, 실제 다음 작업 선택은 `priority-queue.md`를 따른다.
   - 완료된 Phase가 초기 구조에 포함되어야 하는 경우 `archive/phase/<phase-slug>/PHASE.md`로 만들고 `ROADMAP.md`에서 archive 경로를 가리킨다.
   - 완료된 Milestone이 진행중 Phase에 포함되어야 하는 경우 `archive/phase/<phase-slug>/milestones/<milestone-slug>.md`로 만들고 해당 활성 `PHASE.md`에서 archive 경로를 가리킨다.
   - archive `PHASE.md`는 Phase 자체가 완료/폐기된 경우에만 만든다. 진행중 Phase의 완료 Milestone만 archive된 경우 archive Phase 디렉터리에 `milestones/`만 둘 수 있다.
   - SDD가 필요한 Milestone은 `구현 잠금`에 해당 Milestone 파일 위치 기준 `SDD 문서` Markdown 링크와 잠금 해제 조건을 적고, 같은 흐름에서 `roadmap-sdd`의 `create` 절차를 적용해 `agent-roadmap/sdd/<phase-slug>/<milestone-slug>/SDD.md` 초안을 만든다.
   - `roadmap-sdd create` 결과 SDD 결정 항목이 있으면 `roadmap-sdd`의 `review-ready` 절차에 따라 같은 디렉터리에 `USER_REVIEW.md`를 만들고, SDD와 Milestone 구현 잠금을 `잠금`으로 둔다.
   - 외부 의존 잠금이 있으면 프로젝트 상위 `.agent-roadmap-sync/locks.yaml`을 생성하거나 기존 entry를 upsert한다. 의존 대상이 명시 경로, slug, 제목, 문서 힌트, 로컬 current 단일 후보 중 하나로 확정되지 않으면 lock entry를 만들지 않고 TODO로 남긴다.

5. **검증**
   - 생성한 링크가 실제 파일을 가리키는지 확인한다.
   - `priority-queue.md`가 존재하고 `실행 순서` 섹션이 있는지 확인한다.
   - `priority-queue.md`의 모든 링크가 활성 Milestone 파일을 가리키는지 확인한다. 실행 후보가 없어서 빈 큐이면 정상으로 보고하되, 활성 실행 후보가 있는데 비어 있으면 큐 동기화 필요로 본다.
   - 생성한 로드맵 문서의 문서/산출물 포인터가 raw path만 남지 않고 Markdown 링크로 작성되었는지 확인한다.
   - 생성한 로드맵 문서의 Markdown 링크 target에 템플릿 placeholder가 남지 않았는지 확인한다.
   - 로컬 `current.md` 활성 항목에 `agent-roadmap/archive/**` 경로가 없는지 확인한다.
   - Epic heading과 Task 체크리스트 id가 형식을 따르는지 확인한다.
   - 상태 표기가 `[진행중]`처럼 공백 없는 표준값인지 확인한다.
   - `[스케치]` Milestone에 `승격 조건` 섹션이 있고 `구현 잠금`이 `잠금`인지 확인한다.
   - 각 Milestone의 `구현 잠금`에 `SDD: 필요|불필요`와 판정 사유가 있는지 확인한다.
   - `SDD: 필요` Milestone은 SDD 문서 링크와 잠금 해제 조건이 있고, 해당 `SDD.md` 파일이 실제 존재하는지 확인한다.
   - 생성된 각 `SDD.md`는 `roadmap-sdd`의 `check-gate` 절차로 표준 top-level 섹션, 필수 표 컬럼, SDD 상태, SDD 잠금, `USER_REVIEW.md` 존재 여부, Acceptance Scenario와 Milestone 기능 Task 연결, Evidence Map 연결성을 최종 확인한다.
   - `check-gate` 결과는 `SDD gate` 항목에 `pass`, `review-required`, `blocked`, `invalid` 중 하나로 분리해 남긴다. `review-ready`로 만든 `USER_REVIEW.md` 때문에 막힌 경우는 `review-required`로 보고하고 형식 보완 실패로 보지 않는다.
   - `[검토중]` Milestone이 있다면 `구현 잠금`이 해제되어 있고 미완료 `결정 필요` 항목이 없는지 확인한다.
   - Milestone 문서에 `완료 리뷰` 섹션이 있는지 확인한다.
   - `sync-agent-ui`의 `milestone-required` 코드 작업 라우팅으로 생성/갱신한 Milestone이면 `완료 리뷰`에 `agent-ui 상태 반영: 대기`가 있고, 그 외 Milestone은 `agent-ui 상태 반영: 해당 없음`인지 확인한다.

## 출력 형식

```markdown
## 생성 결과

- 로드맵: [ROADMAP.md](agent-roadmap/ROADMAP.md)
- 전역 실행 순서: [priority-queue.md](agent-roadmap/priority-queue.md)
- 로컬 현재 컨텍스트: [current.md](agent-roadmap/current.md)
- Phase 문서: <N개>
- Milestone 문서: <N개>
- 활성 Phase: <N개>
- 활성 Milestone: <N개>
- 구현 잠금: <잠금 Milestone N개 | 해제 Milestone N개>
- SDD gate: <필요 N개 | 불필요 N개 | 작성 N개 | pass N개 | review-required N개 | blocked/invalid N개>
- 전역 실행 순서: <항목 N개 | 빈 큐 | 동기화 필요>
- 최종 확인: <통과 | 사용자 리뷰 필요 | 보완 필요: SDD gate/링크/상태/형식>
- Workspace 잠금: <생성/갱신 N개 | 없음>
- 공통 로드맵 룰: <확인함 | 설치 필요 | 해당 없음>

## 활성 항목

- Phase: <phase-name>: [PHASE.md](agent-roadmap/phase/<phase-slug>/PHASE.md)
- Milestone: <milestone-name>: [<milestone-name>](agent-roadmap/phase/<phase-slug>/milestones/<milestone-slug>.md)

## TODO 항목

- <확인이 필요한 가정 또는 미정 항목> (해당 시)
```

## 금지 사항

- 기존 `agent-roadmap/` 파일을 덮어쓰지 않는다.
- 일반 작업마다 전체 `ROADMAP.md`를 읽도록 규칙을 만들지 않는다.
- `priority-queue.md`를 두 번째 로드맵처럼 사용하지 않는다. 상태, 목표, 범위, 잠금, 기능, 완료 근거를 복제하지 않는다.
- `priority-queue.md`에 archive Milestone 링크를 넣지 않는다.
- 로컬 `current.md`에 `agent-roadmap/archive/**` 경로를 넣지 않는다.
- `agent-roadmap/current.md`를 git 추적 대상으로 만들지 않는다.
- Phase와 Milestone 이름 또는 파일명에 순번을 강제하지 않는다.
- `ROADMAP.md`에 Milestone 상세 작업 체크리스트를 넣지 않는다.
- Epic과 Task를 별도 파일로 분리하지 않는다.
- Milestone 문서에서 `구현 잠금` 섹션을 생략하지 않는다.
- 에이전트가 확정할 수 없는 결정 항목이 남아 있는데 새 Milestone을 `해제` 상태로 만들지 않는다.
- 확정되지 않은 제품 방향을 사실처럼 단정하지 않는다.
