# Phase: Agent-Ops MCP Control Plane

## 상태

[진행중]

## 목표

로드맵 기반 agent-ops 운영 루프, Plane/Jira 같은 work item provider와 Milestone item의 양방향 동기화 도메인, 외부 agent 제어 표면을 Core action과 MCP tool 계층으로 분리한다. 현재는 Gito HTTP Webhook Consumer Readiness까지 완료/archive했고, Roadmap Driven Agent-Ops Automation을 활성 Milestone으로 두어 roadmap/action core와 provider sync domain의 상위 방향을 정리한다.

## Milestone 흐름

완료된 Milestone은 archive 경로를 가리키고, 검토중, 진행중, 계획, 스케치 또는 보류 Milestone은 이 Phase 하위 `milestones/` 경로를 가리킨다.
완료, 검토중, 진행중, 계획, 스케치 순서로 두어 아래로 갈수록 미래 작업에 가까워지게 정렬한다.
스케치 Milestone은 아직 구현 가능한 계획이 아니므로 계획 Milestone보다 아래에 둔다.

- [완료] 워크스페이스 포트/환경 표준화
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/agent-ops-mcp-control-plane/milestones/workspace-port-env-standardization.md`
  - 요약: NomadCode client/core/compose/test runner 포트와 IOP Edge 연동 endpoint를 workspace 공통 대역과 remote runner 문서 기준으로 정리하고, remote code-server preview 정상 노출 확인 후 archive했다.

- [완료] Milestone Work Item Creation Sync
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/agent-ops-mcp-control-plane/milestones/milestone-work-item-creation-sync.md`
  - 요약: Plane-origin 방식으로 Milestone을 생성하고 Plane Todo 티켓까지 동기화한 뒤 멈추는 마일스톤이다. 12/13/14번 task group의 `Roadmap Completion` 근거로 live-cycle gate 보완 Task까지 완료했고, 사용자 승인 후 archive했다.

- [완료] Plane Work Item Webhook Intake
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/agent-ops-mcp-control-plane/milestones/plane-work-item-webhook-intake.md`
  - 요약: Plane work item 생성, 상태 변경, assignee 변경 webhook을 NomadCode Core가 받아 `Backlog + AGENT assignee` 조건을 재검증하고 기존 Milestone creation sync pipeline을 시작하도록 연결했다. 코드 레벨 재검토와 사용자 종료 승인 후 archive했다.

- [완료] Gito Branch Event Creation Sync Bridge
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/agent-ops-mcp-control-plane/milestones/gito-branch-event-creation-sync-bridge.md`
  - 요약: Gito `branch.updated` wakeup을 NomadCode core가 소비하고 target branch 재검증/스캔 뒤 creation sync job으로 enqueue하는 bridge를 구현했다. 코드 레벨 종료 검토에서 roadmap milestone path가 없는 event drop을 보강하고 archive했다.

- [완료] Gito Proto-Socket Consumer Wire Readiness
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/agent-ops-mcp-control-plane/milestones/gito-protosocket-consumer-wire-readiness.md`
  - 요약: NomadCode/Gito 연동 MVP의 Gito `/proto-socket` binary transport/decode, bridge e2e, failure/reconnect 운영 기준 검증을 완료했고, 사용자 승인 후 archive했다.

- [완료] Gito HTTP Webhook Consumer Readiness
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/agent-ops-mcp-control-plane/milestones/gito-http-webhook-consumer-readiness.md`
  - 요약: Gito `gito.forgejo-branch-events.v1` signed HTTP webhook delivery를 NomadCode Core가 소비하고 branch revision 재검증/creation sync enqueue로 수렴하는 구현을 코드 레벨 종료 감사와 소규모 계약 보강 후 archive했다.

- [진행중] Roadmap Driven Agent-Ops Automation
  - 경로: `agent-roadmap/phase/agent-ops-mcp-control-plane/milestones/roadmap-driven-agent-ops-automation.md`
  - 요약: roadmap/action core와 Plane/Jira 기반 Milestone item 동기화의 상위 방향과 계약을 정리하는 활성 설계 마일스톤이며, 실제 구현은 slice 마일스톤으로 진행한다.

- [계획] Milestone Execution Lifecycle Sync
  - 경로: `agent-roadmap/phase/agent-ops-mcp-control-plane/milestones/milestone-execution-lifecycle-sync.md`
  - 요약: Todo 이후 In Progress 실행, 하위 티켓, plan/code-review, 완료/폐기 흐름은 사용자가 명시적으로 해제할 때까지 구현 잠금 상태로 둔다.

## Phase 경계

- 이 Phase는 현재 Workflow Core 구현의 선행 조건이 아니다.
- Core task lifecycle, proto-socket client-core 통신, provider adapter 기본 통합, Flutter workbench UX가 먼저 닫힌 뒤 진행한다.
- Plane/Jira work item과 agent-roadmap Milestone item의 양방향 동기화는 별도 Core sync domain이 소유하며, provider adapter 세부 구현과 분리한다.
- Sync는 Plane/Jira provider project 단위 project sync 설정을 통해 provider project target, git remote, 실제 작업 workspace를 확정한 뒤 진행한다.
- MCP 서버, 외부 agent tool policy, roadmap/action side effect 제어는 이 Phase에서 다룬다.
- IOP 내부 모델 라우팅, RAG, context compression, output validation은 NomadCode 범위에서 제외한다.
