# NomadCode 로드맵

## 전체 목표

NomadCode는 Flutter 기반 앱, core 서비스, 공유 계약, agent-operation 규칙을 하나의 원레포로 묶어 AI-assisted development workflow를 조율하는 프로젝트다.

현재 로드맵은 `ROADMAP.md -> phase/<phase-slug>/PHASE.md -> phase/<phase-slug>/milestones/<milestone-slug>.md` scaffold를 기준으로 관리한다. React/Vite 웹 콘솔 제거, 서버/Plane/provider 기반 작업, Flutter-first 클라이언트 정리, Mattermost push plugin extraction, client integration 표준화, workspace 포트/환경 표준화, External Integration, Milestone Work Item Creation Sync, Plane Work Item Webhook Intake, Gito Branch Event Creation Sync Bridge, Gito proto-socket consumer wire readiness, Gito HTTP Webhook Consumer Readiness는 완료되었다. Agent-Ops MCP Control Plane에서는 Roadmap Driven Agent-Ops Automation으로 roadmap/action core와 provider sync domain의 상위 방향을 정리하고, Plane-Origin Authoring Roundtrip Sync로 최신 dev 환경의 Plane -> IOP -> Gito -> Plane Todo 왕복 동기화를 다시 닫는다. 외부 agent 제어 표면은 현재 확정 범위가 아니라 후속 스케치에서 검토한다.

IOP 외부 실행 호출은 OpenAI-compatible Responses API 방식을 기본 계약으로 채택하고, NomadCode/IOP 고유의 task, workspace, session, approval, artifact, notification 문맥은 별도 `iop` wrapper field가 아니라 `metadata` 확장으로 전달한다. A2A는 agent-to-agent delegation이 명확히 필요할 때 재검토하며, IOP native protocol은 NomadCode의 기본 외부 실행 호출 표면으로 쓰지 않는다.

## Phase 흐름

위에서 아래로 진행된 순서와 예정 흐름을 나타낸다.
완료된 Phase도 로드맵에서 제거하지 않고, archive의 Phase 문서로 연결한다.
검토중 또는 진행중 Phase는 계획 Phase보다 위에 두어, 아래로 갈수록 미래 계획에 가까워지게 정렬한다.

- [완료] Server Skeleton
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/server-skeleton/PHASE.md`
  - 요약: core 서버 실행 골격, task 저장 구조, 비동기 job 실행, Adapter stub을 구성했다.
- [완료] Plane Communication Foundation
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/plane-communication-foundation/PHASE.md`
  - 요약: Plane self-hosted 인스턴스와 통신하기 위한 인증, API client, 외부 참조 저장, smoke 검증 토대를 만들었다.
- [완료] Client Platform Consolidation
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/client-platform-consolidation/PHASE.md`
  - 요약: React/Vite 웹 콘솔을 제품 UI 경로에서 걷어내고 Flutter 앱을 NomadCode 클라이언트 source of truth로 정리했다.
- [완료] Work Item Provider Pipeline Design
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/work-item-provider-pipeline-design/PHASE.md`
  - 요약: Plane/Jira 등 work item provider와 core task 사이의 생성, enqueue, 상태 투영, 결과 발행 계약을 provider-neutral하게 정리했다.
- [완료] Mattermost Push Plugin Extraction
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/mattermost-push-plugin-extraction/PHASE.md`
  - 요약: Flutter 앱에 섞인 Mattermost push notification migration을 분리했고, 현재 package 경로는 `../nexo/packages/messaging_flutter`다.
- [완료] Workflow Core
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/workflow-core/PHASE.md`
  - 요약: proto-socket 내부 통신 레일을 정리한 뒤 client-core 통신과 실제 e2e 흐름을 기준으로 task lifecycle, retry, timeout, notification event를 안정화한다.
- [완료] External Integration
  - 경로: `agent-roadmap/archive/phase/external-integration/PHASE.md`
  - 요약: Plane 확장, Jira-compatible provider 추상화, Mattermost, Agent Integrator, IOP OpenAI-compatible Responses 호출 경계를 실제 통합 adapter 흐름으로 확장했고, metadata 실행 문맥 전달, IOP Edge `/v1/responses`, NomadCode Core 원격 create/enqueue/poll smoke를 완료했다.
- [진행중] Agent-Ops MCP Control Plane
  - 경로: `agent-roadmap/phase/agent-ops-mcp-control-plane/PHASE.md`
  - 요약: 로드맵 기반 agent-ops 운영 자동화와 Plane/Jira 같은 work item provider와 Milestone item의 양방향 동기화 도메인을 다룬다. 현재 Roadmap Driven Agent-Ops Automation은 상위 방향을 정리하고, Plane-Origin Authoring Roundtrip Sync는 완료 처리된 creation sync를 최신 IOP/Gito/Plane dev 환경 기준으로 재검증하고 보강한다. 외부 agent 제어 표면은 후속 스케치 항목으로 보류한다.
- [계획] Project Workspace Management UX
  - 경로: `agent-roadmap/phase/project-workspace-management-ux/PHASE.md`
  - 요약: client integration 표준화, core workflow, 외부 통합 기준 이후 프로젝트 단위 앱 UX를 다루며, provider slot 기반 외부 console composition은 계획 후보로 둔다.

## 로딩 정책

- 일반 작업에서는 `agent-roadmap/ROADMAP.md`를 매번 읽지 않는다.
- 기능 추가, 구조 변경, 스킬 추가/수정, 문서 구조 변경 작업을 수행할 때는 `agent-roadmap/current.md`를 먼저 읽는다.
- `current.md`는 현재 작업 위치가 아니라 활성 Phase와 활성 Milestone 후보 목록이다.
- `current.md`에는 개인별 현재 작업 위치나 완료 상태를 기록하지 않는다.
- `current.md`의 활성 Phase는 `agent-roadmap/phase/<phase-slug>/PHASE.md`를 가리킨다.
- `current.md`의 활성 Milestone은 `agent-roadmap/phase/<phase-slug>/milestones/<milestone-slug>.md`를 가리킨다.
- `current.md`는 `agent-roadmap/archive/**` 경로를 활성 항목으로 포함하지 않는다.
- 요청 내용, 현재 브랜치, 변경 파일, 관련 코드 경로를 보고 가장 관련 있는 활성 Phase와 Milestone 문서를 같은 세션에서 1회 읽는다.
- 활성 Phase 또는 Milestone 밖의 작업이면 이 문서의 Phase 흐름을 확인하고 사용자에게 진행 또는 전환 여부를 확인한다.
- 이 문서는 로드맵 생성/갱신, Phase 전환, Phase 추가/수정, 전체 구조 변경 요청이 있을 때만 읽는다.
- 상세 작업은 각 Milestone 문서의 `기능`으로 관리한다. 검증이 필요한 기능만 같은 Task 안에 `검증:`으로 통합한다.
- 모든 기능 Task와 Task 안에 명시된 검증이 충족된 Milestone은 먼저 `[검토중]`으로 두고, 사용자 완료 확인과 archive 승인을 받은 뒤 `[완료]`로 전환한다.
- 완료된 Phase는 `agent-roadmap/archive/phase/<phase-slug>/PHASE.md`로 이동하고, 하위 Milestone도 같은 archive Phase scaffold 아래에 둔다.
- 진행중 Phase 안에서 완료된 Milestone은 활성 Phase 문서에 짧은 링크를 남기고, 상세 문서는 `agent-roadmap/archive/phase/<phase-slug>/milestones/`로 이동한다.
- archive `PHASE.md`는 Phase 자체가 완료 또는 폐기될 때만 만들며, 진행중 Phase의 완료 Milestone만 archive된 경우 archive Phase 디렉터리에 `milestones/`만 있을 수 있다.
- `agent-roadmap/archive/**`는 일반 작업에서 읽지 않는다. 과거 완료 내용, 완료 근거, 복원, 비교가 필요한 경우에만 `ROADMAP.md` 또는 `PHASE.md`의 archive 링크를 따라가서 읽는다.
- 아카이브된 Phase/Milestone 문서는 최신 템플릿이나 스킬 규약에 맞춰 재포맷하지 않는다.
- 선택된 Milestone의 `구현 잠금` 섹션이 없거나 상태가 `잠금`이면 코드 구현, `agent-task` 구현 계획 생성, 세부 API/파일 구조 확정을 시작하기 전에 현재 요청에 직접 영향을 주는 `결정 필요` 항목만 확인한다.
- 현재 요청과 직접 관련 없는 미정 항목은 잠금 상태로 남겨도 되며, 기존 구조/도메인 rule/플랫폼 관례로 정할 수 있는 작업은 표준선으로 기록하고 진행할 수 있다.
- Milestone 전체에서 사용자만 결정할 항목이 더 이상 없고 에이전트가 표준선에 따라 실행하면 되는 상태라면 `구현 잠금` 상태를 `해제`로 둔다.
