# Complete - m-performance-hotspot-optimization/08_ts_ws_1mb_payload

## 완료 일시

2026-06-06

## 요약

TypeScript WS 1MB payload follow-up loop 3회차에서 최종 PASS. zero-length control frame 처리, receive path 마지막 copy 제거, 1MB 성능 측정 및 잔여 병목 문서화를 완료했다.

## 루프 이력

| Plan | Review | Verdict | 메모 |
|------|--------|---------|------|
| `plan_cloud_G07_0.log` | `code_review_cloud_G07_0.log` | FAIL | zero-length control frame, receive payload copy, 성능 증거/문서화 정합성 미완료 |
| `plan_cloud_G07_1.log` | `code_review_cloud_G07_1.log` | FAIL | 코드 이슈는 해소됐으나 p99/throughput 개선 또는 잔여 병목 문서화가 불충분 |
| `plan_cloud_G07_2.log` | `code_review_cloud_G07_2.log` | PASS | 최신 targeted full row와 소스 근거 기반 잔여 병목 문서화 완료 |

## 구현/정리 내용

- `ReadBuffer` 기반 incremental receive buffering으로 frame 조립 중 반복 `Buffer.concat`을 줄였다.
- `ReadBuffer.take(0)`가 빈 Buffer를 반환하도록 해 empty WS control frame을 안전하게 처리했다.
- Node WS receive path에서 `new Uint8Array(payload)` 마지막 full-copy를 제거하고 `Buffer`를 `Uint8Array` 계약으로 그대로 emit했다.
- client write path는 header와 payload를 분리 write해 unmasked outgoing payload의 `Buffer.concat` copy를 피했다.
- 1MB WS roundtrip, fragmented large binary frame, empty ping/pong control frame regression test를 추가했다.
- TypeScript WS `payload=1MB` 최신 측정은 `31.6 rps / p99 255.039ms / Mem 162.5MB / stability 0`으로, 이전 full 기준 `35.8 rps / p99 217.890ms / Mem 273.1MB` 대비 p99/throughput은 개선되지 않았고 memory는 개선됐다. 완료 근거는 p99/throughput 개선이 아니라, 남은 병목을 `maskPayload` JS XOR loop, protobuf encode/decode, `parseQueue` 직렬 처리와 연결해 문서화한 것이다.

## 최종 검증

- `cd typescript && npm run check && npm test` - PASS; TypeScript typecheck 통과, Vitest 5 files / 59 tests passed.
- `git diff --check -- typescript/src/node_ws_client.ts typescript/test/ws.test.ts agent-task/m-performance-hotspot-optimization/08_ts_ws_1mb_payload/CODE_REVIEW-cloud-G07.md` - PASS; 출력 없음.
- `bash agent-ops/skills/project/run-proto-socket-test-matrix/scripts/run_stress.sh --full --lang typescript --transport ws --profile payload` - PASS; latest result=`agent-test/runs/20260606-023554-proto-socket-stress-full.md`, TypeScript WS `payload=1MB` row stability counters all 0.
- `bash agent-ops/skills/project/run-proto-socket-test-matrix/scripts/run_performance.sh --quick` - PASS evidence from previous code-changing loop; result=`agent-test/runs/20260605-234330-proto-socket-performance-quick.md`. Plan 2 was documentation-only after that code state, so this command was not rerun in the terminal review.

## Roadmap Completion

- Milestone: `agent-roadmap/milestones/performance-hotspot-optimization.md`
- Completed task ids:
  - `ts-ws-1mb`: PASS; evidence=`plan_cloud_G07_2.log`, `code_review_cloud_G07_2.log`; verification=`agent-test/runs/20260606-023554-proto-socket-stress-full.md`, `cd typescript && npm run check && npm test`
- Not completed task ids: 없음

## 잔여 Nit

- 없음

## 후속 작업

- 없음
