# User Review Resolved - m-performance-hotspot-optimization/03_idle_full_baseline

## 요청 일시

2026-06-05

## 상태

RESOLVED

## 사유

- 유형: implementation-blocked
- 현재 리뷰 회차: 2
- 최종 판정: PASS/RESOLVED
- 요약: 사용자가 Kotlin TCP parallel>=128 deferred로 인한 INCOMPLETE를 이번 `idle-full` 완료 기준으로 수용하기로 결정했다. 이에 따라 `20260605-025842` full record를 개선 전 baseline evidence로 받아들이고 task를 완료 처리한다.

## 루프 이력

| Plan | Review | Verdict | 메모 |
|------|--------|---------|------|
| `plan_cloud_G07_1.log` | `code_review_cloud_G07_1.log` | FAIL | 실패한 full aggregate record를 “확정” baseline처럼 기록했고 실제 `overall_result: FAIL`과 Milestone 문구가 불일치했다. |
| `plan_cloud_G07_2.log` | `code_review_cloud_G07_2.log` | WARN | Milestone 문구를 “후보 — 미확정”으로 바로잡았고, 남은 차단은 `overall_result: PASS` 기준 완화 여부에 대한 사용자 결정이다. |

## 차단 근거

- 문제: `agent-test/runs/20260605-025842-proto-socket-performance-full.md`는 `overall_result: FAIL`, `regression_result: SKIPPED`, same-language FAIL, cross-language PASS, typescript-gateway PASS다. TypeScript TCP parallel 1024 timeout 72건은 focused rerun `agent-test/runs/20260605-100551-proto-socket-stress-full.md`에서 재현되지 않아 transient로 보이지만, Kotlin TCP parallel>=128은 required SKIP으로 남아 full aggregate PASS를 만들 수 없다.
- 현재 archive plan: `plan_cloud_G07_2.log`
- 현재 archive review: `code_review_cloud_G07_2.log`
- 검증 명령: `rg --sort path -n "overall_result|regression_result|same-language|cross-language|typescript-gateway|전체 결과값|DONE typescript|kotlin \\| INCOMPLETE|typescript \\| FAIL" agent-test/runs/20260605-025842-proto-socket-performance-full.md agent-test/runs/20260605-100551-proto-socket-stress-full.md`
- 실제 출력: `20260605-025842`는 `overall_result: FAIL`, same-language FAIL, cross-language PASS, typescript-gateway PASS, Kotlin INCOMPLETE, TypeScript FAIL이다. `20260605-100551`은 TypeScript TCP parallel focused rerun `overall_result: PASS`다.
- 차단 판단 근거: `overall_result: PASS`를 요구하는 원래 완료 기준을 완화할지, Kotlin TCP deadlock을 먼저 고쳐 full PASS aggregate를 다시 만들지는 제품/검증 범위 결정이다. 후속 에이전트가 같은 full 명령을 재실행해도 Kotlin required SKIP 때문에 구조적으로 PASS completion evidence를 만들 수 없다.

## 사용자 결정 필요

- [x] Kotlin deferred로 인한 INCOMPLETE를 이번 `idle-full` 완료 기준으로 수용하고, `20260605-025842` record를 baseline 후보에서 확정 baseline으로 전환한다.
- [ ] Kotlin TCP parallel>=128 deadlock을 먼저 별도 구현 작업으로 해결한 뒤 `run_performance.sh --full`을 재실행해 `overall_result: PASS` aggregate를 만든다.
- [ ] `idle-full` 완료 기준을 재작성한다.
- [ ] 작업 범위를 줄이거나 보류/폐기한다.

## 해소 내용

- 사용자 결정: “1번 방향으로 해” — Kotlin deferred INCOMPLETE를 `idle-full` 완료 기준으로 수용한다.
- 해소 판정: PASS/RESOLVED.
- 완료 근거: `agent-test/runs/20260605-025842-proto-socket-performance-full.md`는 same-language/cross-language/typescript-gateway 구성요소를 포함하고 `regression_result: SKIPPED`를 기록했다. TypeScript FAIL은 focused rerun `agent-test/runs/20260605-100551-proto-socket-stress-full.md`에서 재현되지 않은 transient로 분리했고, 남은 non-PASS 본질은 별도 최적화 대상으로 분리된 Kotlin TCP parallel>=128 required SKIP이다.

## 해소 후 상태

- `USER_REVIEW.md`는 해소 상태로 갱신되었다.
- `complete.log`가 작성되었고 task directory는 archive로 이동되었다.
- 이후 runtime completion event가 `idle-full` roadmap completion 반영을 맡는다.

## 다음 실행 힌트

- 이 task는 완료되었다.
- 다음 활성 task path: `agent-task/m-performance-hotspot-optimization/04+03_compare_rule_full_baseline/`

## 종료 규칙

- 사용자가 이 stop state를 완료/PASS로 해소하면 `USER_REVIEW.md`를 해소 상태로 갱신하고, `agent-ops/skills/common/code-review/templates/complete-log-template.md` 기준 `complete.log`를 작성한 뒤 task directory를 archive로 이동한다.
- 새 구현이 필요하면 `plan` 스킬이 `USER_REVIEW.md`를 `user_review_N.log`로 아카이브한 뒤 새 `PLAN-*-G??.md` / `CODE_REVIEW-*-G??.md`를 작성한다.
